Sở Tài Chính Lai Châu

https://sotaichinh.laichau.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc địa phận tỉnh Lai Châu

.
sep tính 3185

sep tính 3185

(laichau.gov.vn) Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại cuộc họp nhằm nắm bắt tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lai Châu) được tổ chức chiều nay (18/5).
Đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu, UBND huyện Tam Đường; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng, ban liên quan…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu, UBND huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đi qua địa phận các xã Bản Giang, Bản Hon (huyện Tam Đường), tổ dân phố 24 phường Đông Phong, xã San Thàng (thành phố Lai Châu). Trong đó, khu vực tổ 24 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận sản phẩm kết quả đo đạc bản đồ; đã ban hành Thông báo thu hồi và gửi thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân; khu vực xã San Thàng đã đo đạc ngoài thực địa và biên tập bản đồ nội nghiệp, hiện đang trình cơ quan kiểm tra và Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận sản phẩm.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu báo cáo tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Phương án bồi thường đối với địa phận tổ 24, phường Đông Phong thực hiện xong công tác kiểm đếm, đã lập cơ bản dự thảo phương án bồi thường, chờ đơn giá thay thế được phê duyệt để cập nhật vào phương án và công khai cho các hộ dân. Đối với địa phận xã San Thàng đã thực hiện xong công tác kê khai, kiểm đếm, đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ và kê khai bổ sung đối với các thửa đất chưa rõ chủ và lập phương án bồi thường. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo xã San Thàng xác minh nguồn gốc đất và tài sản, vật kiến trúc trên đất; xác minh nhân khẩu, hộ khẩu, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định trên cơ sở hồ sơ của các hộ gia đình có liên quan.

Đối với huyện Tam Đường: Gói 8 của dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đi qua 2 xã Bản Giang, Bản Hon chiều dài khoảng 15km với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng 40,1ha của 392 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Về tiến độ thực hiện: Khu vực xã Bản Giang đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận sản phẩm, UBND huyện đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng vào ngày 8/4/2021. Khu vực xã Bản Hon đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận sản phẩm, đang tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất, dự kiến hoàn thành ngày 19/5/2021.

Đối với phương án bồi thường: Xã Bản Giang, huyện Tam Đường đã thực hiện xong công tác kiểm đếm về tài sản trên đất cho các hộ gia đình và giải quyết kiểm tra bổ sung các tài sản kiểm đếm theo ý kiến của các hộ dân. Đồng thời lập phương án bồi thường, chờ đơn giá thay thế được phê duyệt để cập nhật vào phương án và công khai cho các hộ dân. Xã Bản Hon, huyện Tam Đường cũng đã thực hiện xong công tác kiểm đếm, công khai số liệu kiểm đếm về tài sản trên đất cho các hộ gia đình, hiện đang giải quyết kiểm tra bổ sung các tài sản kiểm đếm thiếu theo ý kiến của các hộ dân, giải quyết các kiến nghị có liên quan về diện tích đất. Đồng thời, lập phương án di chuyển hạ tầng trong vùng giải phóng mặt bằng, hiện huyện Tam Đường đang thực hiện giai đoạn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công…

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung vào một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng như phương án bồi thường, đơn giá bồi thường đất, tài sản gắn liền trên đất, công tác tuyên truyền…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lai Châu) có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng công tác thẩm định dự án theo đúng quy trình, quy định. Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại những diện tích đất chưa rõ chủ, chưa quy chủ, tiến hành phương án công bố thông báo công khai đối với diện tích đất không có chủ và có phương án tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định. Đối với phương án giá bồi thường về tài sản trên đất, các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án giá bồi thường cụ thể, đúng quy định. Đồng thời, rà soát lại việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản, vật kiến trúc trên đất; xác minh nhân khẩu, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để tính bồi thường hỗ trợ theo quy định, đảm bảo đúng, đủ, chính xác và đảm bảo quyền lợi của các hộ dân… tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng… đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án.  

(Nguồn: Nguyễn Nga/www.laichau.gov.vn
Cập nhật: 18h49, ngày 18/5/2021)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây